PENGEMBANGAN APLIKASI PERKIRAAN BIAYA PROYEK IT DENGAN MENGGUNAKAN METODE COCOMO
Perencanaan pengembangan perangkat lunak adalah proses perkiraan sumber daya manusia, waktu, dan biaya. Penentuan jumlah usaha yang dibutuhkan pada tahap perencanaan merupakan hal yang sangat krusial agar terhindar dari resiko kegagalan proyek. Proses ini dilakukan untuk mencapai tujuan proyek secara efektif dan efisien. Pada saat melakukan fase perencanaan dan pengembangan perangkat lunak cenderung terdapat kesulitan untuk menentukan perkiraan usaha yang dibutuhkan, hal ini disebabkan oleh kesulitan dalam menentukan parameter dan nilai parameter yang berkontribusi terhadap perencanaan pengembangan perangkat lunak. Metode COCOMO adalah suatu metode yang memanfaatkan nilai-nilai parameter pengembangan perangkat lunak yang ada, sehingga COCOMO menjadi metode yang handal karena melihat pengembangan proyek dari berbagai sudut pandang. Metode COCOMO menghasilkan beberapa output yang sangat penting untuk proses pengembangan perangkat lunak yaitu jam kerja (Man-Month), durasi kerja dan jumlah staff yang dibutuhkan. Banyaknya parameter dan rumus perhitungan yang rumit membuat rumus perhitungan COCOMO akan terasa rumit dan kompleks jika dilakukan secara manual, sehingga dibutuhkan suatu perangkat digital yang mampu memperhitungkan metode COCOMO untuk meminimalisir kesalahan perhitungan tersebut. Pengembangan perangkat lunak ini menggunakan pemrograman berbasis web yaitu bahasa pemrograman PHP5. Dibuat oleh : Dewi Rosmala, Rizky Faissa Akbar E-mail: d_rosmala@itenas.ac.id Kata kunci : perangkat lunak, PHP, COCOMO, estimasi usaha, proyek IT Keterangan : Makalah ini dimuat pada Jurnal Informatika No. 1 Vol. 1 Januari - April 2010 PENGEMBANGAN APLIKASI PERKIRAAN BIAYA PROYEK IT DENGAN MENGGUNAKAN METODE COCOMO